Title: Introduction
Course: System Analysis and Design: Project Mana gement (17338) > Section: Competency Modules

With all these possibilities for schedule conflicts, it s important to use good project time management so that project managers can help improve performance in this area. Project time management, simply defined, involves the processes required to ensure timely completion of a project. Achieving timely completion of a project, however, is by no means simple.