Title: Learning Objectives
Course: System Analysis and Design: Project Mana gement (17338) > Section: Competency Modules

After completing this module, you will be able to:

1. Explain the importance of project procurement management and the increasing use of outsourcing for information technology projects
2. Describe the work involved in planning procurements for projects, including determining the proper type of contract to use and preparing a procurement management plan, statement of work, source selection criteria, and make-or-buy analysis
3. Discuss what is involved in conducting procurements and strategies for obtaining seller responses, selecting sellers, and awarding contracts
4. Explain the process of administering procurements by managing procurement relationships and monitoring contract performance
5. Describe the process of closing procurements
6. Discuss types of software available to assist in project procurement management