Title: Learning Objectives
Course: System Analysis and Design: Project Mana gement (17338) > Section: Competency Modules

After completing this module, you will be able to:

1. Describe an overall framework for project integration management as it relates to the other project management knowledge areas and the project life cycle
2. Explain the strategic planning process and apply different project selection methods
3. Explain the importance of creating a project charter to formally initiate projects
4. Describe project management plan development, understand the content of these plans, and review approaches for creating them
5. Explain project execution, its relationship to project planning, the factors related to successful results, and tools and techniques to assist in managing project execution
6. Describe the process of monitoring and controlling a project
7. Describe the integrated change control process, planning for and managing changes on information technology projects, and developing and using a change control system
8. Explain the importance of developing and following good procedures for closing projects
9. Describe how software can assist in project integration management