Title: Project Book
Course: MAN 2582 Intro to Project Management > Section: Module 8

Directions: Submit the Project Book that you have worked on throughout this course.

The following documents are required in your final project book. They must be complete and accurate (realistic) in relation to your project.

- Table of Contents
- Work Request
- Charter
- Scope Statement
- Break-Even Analysis
- QA Plan
- Risk Management Plan
- Deliverables Report
- Milestone Report
- Lesson Learned

The following are the associated Microsoft Project work.

- Project Summary
- Top-level Tasks
- Critical Tasks
- Tasks that have not started
- Completed Tasks
- Cash Flow
- Budget (must balance with the breakeven analysis expenses)
- Who Does What
- Resource Usage
- Critical Path Screen Shot
- WBS Screen Shot
- Resource Sheet Screen Shot

Submission: To submit your file, choose the link with the assignment title above. Use the "Browse My Computer" button in the Attach File area to attach your document. Be sure to complete your submission by choosing the "Submit" button at the bottom of the screen.

Grading: This assignment will be graded using the "Project Book Rubric." Please use it as a guide toward successful completion of this activity.