Title: Assignment 7: Tracking Your Project
Course: MAN 2582 Intro to Project Management > Section: Module 7

Directions: Using Microsoft Project, continue to track the tasks as if you were executing the project. Experiment with the effects of a late task and a cost adjustment on the critical path. Capture those effects with a screen shot and save it as a file.

For information on tracking your project, watch the FAQ#3 video How Can I Tell How My Project Is Doing? which is also in the Course Resources module.

Submission: To submit your file, select "Submit Assignment."

Grading: This assignment will be graded using the "Assignment Rubric." Please use it as a guide toward successful completion of this activity.