Title: Assignment 8: Project Reports
Course: MAN 2582 Intro to Project Management > Section: Module 8

Directions: Using the following Microsoft Project reports, record the status of your project after the first three weeks.

- Project Summary
- Top-level Tasks
- Critical Tasks
- Unstarted Tasks
- Completed Tasks
- Cash Flow
- Budget
- Who Does What
- Resource Usage

Save your reports in PDF format for upload.

Submission: To submit your file, select "Submit Assignment."

Grading: This assignment will be graded using the "Assignment Rubric." Please use it as a guide toward successful completion of this activity.