Title: Module 4 Discussion B
Course: MAN 2582 Intro to Project Management > Section: Module 4

What is the main purpose of a staffing management plan?  What tool should you use to graphically show total staffing needs for a project?  What tool should you use to clarify the roles and responsibilities for tasks?

Your initial discussion response must be at least 7 sentences long. After you post your initial response, reply to two or more of your classmates' postings. Your peer response will consist of 4 sentences.  This discussion will be graded using the MAN 2582 Discussion Rubric. Use the information in the rubric as a guide toward successful completion of this module's discussion.