Title: Class Outline 23
Course: KVCC BUS208 > Section: Class Outlines

1.      Classification of a scheduling problem

i.           Time constrained

ii.           Resource constrained

2.      Resource Allocation Methods

i.           Assumptions

ii.           Time Constrained Projects

a.      Botanical Gardens Example

iii.           Resource Constrained Projects

a.      Mathematical Solutions

b.      Heuristics

i.           Parallel Method

1.      Rules

a.      Minimum slack

b.      Smallest duration

c.      Lowest activity ID number

3.      Using software to assist with scheduling

4.      Splitting

5.      Benefits

6.      Assigning Project work

i.           Managing geeks

7.      Multiproject Resource Schedules

8.      Project Cost Baseline

Attached Files: | - KVCC BUS208_ProjectMgmt_Outline 23.pdf