Title: Class Outline 22
Course: KVCC BUS208 > Section: Class Outlines

a.      Contingency Funding and time Buffers

i.           1 - 10 on similar

ii.           20 - 60 on uncommon or new

iii.           Budget Reserves

iv.           Management Reserves

v.           Time Buffers

b.      Risk Response Control

i.           Risk Register

c.      Change Control Management

i.           Scope

ii.           Implementation

iii.           Improvement

Chapter 13

1.      Resource and Cost Scheduling

i.           Time Phased Costs

ii.           Baseline

2.      Overview of resource scheduling problems

i.           Questions

3.      Resource smoothing

4.      Resource Constrained Scheduling

5.      Constraint Examples

6.      Types of resource Constraints

i.           People

ii.           Materials

iii.           Equipment

7.      Classification of a scheduling problem

i.           Time constrained

ii.           Resource constrained

8.      Resource Allocation Methods

i.           Assumptions

ii.           Time Constrained Projects

a.      Botanical Gardens Example

iii.           Resource Constrained Projects

a.      Mathematical Solutions

b.      Heuristics

i.           Parallel Method

1.      Rules

a.      Minimum slack

b.      Smallest duration

c.      Lowest activity ID number

9.      Using software to assist with scheduling

10.  Splitting

11.  Benefits

12.  Assigning Project work

i.           Managing geeks

13.  Multiproject Resource Schedules

14.  Project Cost Baseline

Attached Files: | - KVCC BUS208_ProjectMgmt_Outline 22.pdf