Title: Class Outline 28
Course: KVCC BUS208 > Section: Class Outlines

1.      Managing versus Leading

a.      Management - coping with complexity

b.      Leadership - coping with change

2.      Stakeholders

a.      Managing stakeholders

b.      Definition from PMBOK

c.      Groups and their dependencies

i.           Project Team

ii.           Project Managers

iii.           Administrative Support

iv.           Functional Managers

v.           Top Management

vi.           Project Sponsors

vii.           Contractors

viii.           Government Agencies

ix.           Other Organizations

x.           Customers

d.      Connection to structure

e.      Views

i.           Old - directing and controlling

ii.           New - Managing stakeholders and adapting to change

3.      Metaphor a conductor

4.      Influence as Exchange

a.      Law of reciprocity

b.      Currencies and exchange rates

i.           Task Related

ii.           Position Related

iii.           Inspiration Related

iv.           Relationship Related

v.           Personal Related

Attached Files: | - KVCC BUS208_ProjectMgmt_Outline 28.pdf