Title: Assignment 4 - Work Breakdown Structure
Course: KVCC BUS208 > Section: Assignments

Your goal in this assignment is to create a work break down structure centered on your final project. (The understanding is that WBS do not always work for every project. If this is the case, then you can create this based on something else) This does not have to be completely fleshed out one hundred percent however you should get down to the work package level and have at least two of those completed.

The parts of a Work Breakdown Structure:

1.      Project

2.      Deliverable

3.      Sub deliverable

4.      Lowest Sub deliverable

5.      Work Package

a.      What is going to be done

b.      Time to complete

c.      Cost

d.      Resources Needed

e.      Who is responsible

f.       Points of progress

Attached Files: | - KVCC BUS208_ProjectMgmt_Assignment 4(1).pdf