Title: Class Outline 27
Course: KVCC_BUS205 > Section: Class Outlines

1.      PMBOK

a.      PMI

b.      10 Knowledge areas

Project Integration Management

Project Scope Management

Project Time Management

Project Cost Management

Project Quality Management

Project Human Resource Management

Project Communications Management

Project Risk Management

Project Procurement Management

Project Stakeholder Management

2.      Agile Project Management

a.      Scope

b.      Time

c.      Cost

d.      Risk

e.      Quality management

3.      Core Process 1

a.      Identify the Problem

a.      Reasons systems are developed

i.           Respond to an opportunity

ii.           Resolve a problem

iii.           Respond to an external directive

b.      System Vision Document

b.      Quantify Project Approval Factors

a.      Estimated Time

b.      Estimated Cost

c.      Anticipated Benefits

i.           Cost/Benefit

ii.           Net Present Value

iii.           Break Even Point

iv.           Payback Period

v.           Tangible

vi.           Intangible

c.      Determine Project Risk and feasibility

a.      Operational

b.      Technological

c.      Resource

d.      Scheduling

d.      Review and obtain approval

4.      Core Process 2

a.      Establish the project requirement

a.      Recording & Communicating

b.      Work Environment - Support Facilities Tools

c.      Processes and Procedures

i.           Reporting and documentation

ii.           Programming

iii.           Testing

iv.           Deliverables

v.           Code and version control

b.      Schedule the work

a.      Work breakdown structure

b.      Gantt Chart

c.      Staff and Allocate resources

d.      Evaluate work processes

a.      Retrospective

e.      Monitor Project Progress and Make Corrections

Attached Files: | - KVCC BUS205_BusSysAnalysis_Outline 27.pdf